关于品牌架构优化及工程知识库扩容升级的通知【置顶】
各位同仁、朋友：为进一步提升用户体验，积极响应大家对于工程知识库的迫切需求，我们近期对品牌访问路径及知识库服务体系进行了全面优化与升级。现将相关调整通知如下：一、 品牌架构与域名访问路径优化为缩短访问路径，提升体验流畅度，我们对官方域名定位进行了明确调整：主域名定位：“18.cx”继续作为品牌官方网站主域名，其原有功能与页面布局保持不变。社区专属入口：“15.cx”正式定位为“山岚处 · 社区”专属入口。调整后，用户访问“15.cx”即可直连山岚处 · 社区，无需再经由官网进行二次跳转，大幅提升了进入社区的便捷性。二、 工程知识库扩容及新增入口针对近期多位建筑行业朋友反馈的“名额已满无法加入”及“难以找到入口”等问题，我们对工程知识库进行了如下升级：原库扩容：原工程知识库人数上限由 500人 提升至 1000人。新增分库：同步开放“工程知识库②”，人数上限为 1000人。便捷入口：现已将知识库入口置于“山岚处 · 社区”右侧栏顶部，命名为【官方知识库】（PC端可见），方便大家随时访问。未来规划：后续我们将根据实际需求，进一步评估并考虑将总容量提升至 10000人。欢迎大家按需加入，继续共建共享！
建设工程全要素合规与实务管理综合汇编【置顶】
第一篇 通用规范汇编标准名称编号《工程结构通用规范》GB55001《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003《组合结构通用规范》GB55004《木结构通用规范》GB55005《钢结构通用规范》GB55006《砌体结构通用规范》GB55007《混凝土结构通用规范》GB55008《燃气工程项目规范》GB55009《供热工程项目规范》GB55010《城市道路交通工程项目规范》GB55011《生活垃圾处理处置工程项目规范》GB55012《市容环卫工程项目规范》GB55013《园林绿化工程项目规范》GB55014《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015《建筑环境通用规范》GB55016《工程勘察通用规范》GB55017《工程测量通用规范》GB55018《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021《既有建筑维护与改造通用规范》GB55022《施工脚手架通用规范》GB55023《建筑电气与智能化通用规范》GB55024《宿舍、旅馆建筑项目规范》GB55025《城市给水工程项目规范》GB55026《城乡排水工程项目规范》GB55027《特殊设施工程项目规范》GB55028《安全防范工程通用规范》GB55029《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030《民用建筑通用规范》GB55031《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032《城市轨道交通工程项目规范》GB55033《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB55034《城乡历史文化保护利用项目规范》GB55035《消防设施通用规范》GB55036《建筑防火通用规范》GB55037《住宅项目规范》GB55038《广播电视制播工程项目规范》GB55040《广播电视传输覆盖网络工程项目规范》GB55041第二篇 施工质量《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300一、地基基础标准名称编号《湿陷性黄土地区建筑标准》GB50025《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB50086《地下工程防水技术规范》GB50108《膨胀土地区建筑技术规范》GB50112《人民防空工程施工及验收规范》GB50134《土方与爆破工程施工及验收规范》GB50201《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202《地下防水工程质量验收规范》GB50208《建筑边坡工程技术规范》GB50330《建筑基坑工程监测技术标准》GB50497《复合土钉墙基坑支护技术规范》GB50739《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》JGJ6《建筑地基处理技术规范》JGJ79《建筑桩基技术规范》JGJ94《建筑基桩检测技术规范》JGJ106《冻土地区建筑地基基础设计规范》JGJ118《建筑基坑支护技术规程》JGJ120《载体桩设计规程》JGJ135《地下建筑工程逆作法技术规程》JGJ165二、主体结构标准名称编号《烟囱工程施工及验收规范》GB50078《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119《混凝土质量控制标准》GB50164《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205《木结构工程施工质量验收规范》GB50206《大体积混凝土施工标准》GB50496《墙体材料应用统一技术规范》GB50574《洁净室施工及验收规范》GB50591《房屋建筑和市政基础设施工程检测技术管理规范》GB50618《钢管混凝土工程施工质量验收规范》GB50628《无障碍设施施工验收及维护规范》GB50642《钢结构工程施工规范》GB50755《砌体结构工程施工规范》GB50924《建筑变形测量规范》JGJ8《轻骨料混凝土结构技术规程》JGJ12《钢筋焊接及验收规程》JGJ18《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55《混凝土用水标准》JGJ63《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ82《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ92《钢框胶合板模板技术规程》JGJ96《钢筋机械连接技术规程》JGJ107《清水混凝土应用技术规程》JGJ169《纤维石膏空心大板复合墙体结构技术规程》JGJ217《冰雪景观建筑技术规程》JGJ247《无机轻集料砂浆保温系统技术规程》JGJ253《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ256三、屋面工程标准名称编号《屋面工程质量验收规范》GB50207《屋面工程技术规范》GB50345《坡屋面工程技术规范》GB50693四、装饰装修标准名称编号《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB50576《塑料门窗工程技术规范》JGJ103《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214《建筑遮阳工程技术规范》JGJ237五、建筑安装标准名称编号《建筑防腐蚀工程施工规范》GB50212《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303《电梯工程施工质量验收规范》GB50310《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB50617《医疗机构污水处理工程技术标准》GB51459《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133《矿物绝缘电缆敷设技术规程》JGJ232《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ12《埋地塑料排水管道工程技术规范》CJJ143六、智能建筑与建筑节能标准名称编号《智能建筑工程质量验收规范》GB50339《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB50364《地源热泵系统工程技术规范》GB50366《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》GB50404《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411《数据中心基础设施施工及验收标准》GB50462《太阳能供热采暖工程技术标准》GB50495《智能建筑工程施工规范》GB50606《民用建筑太阳能空调工程技术规范》GB50787《外墙外保温工程技术标准》JGJ144《公共建筑节能改造技术规范》JGJ176《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》JGJ203《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ255第三篇 施工安全标准名称编号《安全帽》GB2811《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194《安全防范工程技术标准》GB50348《建筑施工企业安全生产管理规范》GB50656《建筑施工安全技术统一规范》GB50870《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33《建筑施工安全检查标准》JGJ59《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146《施工现场机械设备检查技术规范》JGJ160《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ164《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166《湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程》JGJ167《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180《液压升降整体脚手架安全技术规程》JGJ183《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》JGJ184《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215《建筑施工竹脚手架安全技术规范》JGJ254《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276《安全色》GB2893《安全标志及其使用导则》GB2894第四篇 设计规范标准名称编号《建筑给水排水设计标准》GB50015《城镇燃气设计规范》GB50028《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068《住宅设计规范》GB50096《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153《港口工程结构可靠性设计统一标准》GB50158《水利水电工程结构可靠性设计统一标准》GB50199《住宅建筑规范》GB50368《城镇燃气技术规范》GB50494《核工业铀矿冶工程技术标准》GB50521《民用建筑节水设计标准》GB50555《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736《民用建筑电气设计规范》JGJ16《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26《宿舍建筑设计规范》JGJ36《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134第五篇 建筑设备标准名称编号《空调通风系统运行管理规范》GB50365《通风与空调工程施工规范》GB50738《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142《供热计量技术规程》JGJ173《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ94《管道直饮水系统技术规程》CJJ110《建筑排水金属管道工程技术规程》CJJ127《城镇地热供热工程技术规程》CJJ138《二次供水工程技术规程》CJJ140《燃气冷热电三联供工程技术规程》CJJ145计价规范标准名称编号《建设项目工程总承包计价规范》T/CCEAS001《房屋工程总承包工程量计算规范》T/CCEAS002《市政工程总承包工程量计算规范》T/CCEAS003《城市轨道交通工程总承包工程量》T/CCEAS004《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500《市政工程工程量计算标准》GB/T50857《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856《园林绿化工程工程量计算标准》GB/T50858《构筑物工程工程量计算标准》GB/T50860《仿古建筑工程工程量计算标准》GB/T50855《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854《城市轨道交通工程工程量计算标准》GB/T50861危大工程、特种作业、有限空间危大工程标准名称编号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住建部令第37号《关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》建办质〔2018〕31号文《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质〔2021〕48号文《危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺陷清单（试行）》建办质〔2024〕63号文《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》建质规〔2024〕5号文特种作业标准名称编号《特种作业目录》应急〔2026〕45号《建筑施工特种作业人员管理规定》住房和城乡建设部令第60号有限空间住房和城乡建设部 (住建部)标准名称编号《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质〔2021〕48号《住房和城乡建设部关于开展房屋市政工程安全生产治理行动的通知》建质电〔2022〕19号《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》2024版《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南（试行）》建办质〔2025〕45号应急管理部标准名称编号《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》原国家安全生产监督管理总局令第59号《有限空间作业安全指导手册和4个专题系列折页的通知》 《有限空间作业事故安全施救指南》 国家卫生健康委标准名称编号《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分 化学有害因素》GBZ2.1《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》GBZ2.2《工作场所职业卫生管理规定》国家卫生健康委令第5号《用人单位职业健康监护管理办法》国家安全监督管理总局第49号《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》GBZ 159《职业卫生标准制定指南 第4部分：工作场所空气中化学物质测定方法》GBZ/T210.4造价定额相关标准名称编号《关于印发〈建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定〉的通知》建办〔2005〕89号《住房城乡建设部 财政部关于印发〈建筑安装工程费用项目组成〉的通知》建标〔2013〕44号《建设工程工程量清单计价规范》GB50500《工程造价改革工作方案》建办标〔2020〕38号《建设工程项目总投资费用构成》 图集规范钢筋工程标准名称编号《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图（现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板）》22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图（现浇混凝土板式楼梯）》22G101-2《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图（独立基础、条形基础、筏形基础、桩基础）》22G101-3《G101系列图集常见问题答疑图解》23G101-11《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图（现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板）》18G901-1《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图（现浇混凝土板式楼梯）》18G901-2《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图（独立基础、条形基础、筏形基础、桩基础）》18G901-3混凝土工程标准名称编号《混凝土结构常用施工详图（现浇混凝土框架柱、梁、剪力墙配筋构造）》14SG903-2《混凝土结构常用施工详图（现浇混凝土板、非框架梁配筋构造）》13SG903-1《装配式混凝土结构连接节点构造（框架）》20G310-3化粪池标准名称编号《玻璃钢化粪池选用与埋设》14SS706《混凝土模块式化粪池》08SS704《给水排水构筑物设计选用图（水池、水塔、化粪池、小型排水构筑物）》07S906《钢筋混凝土化粪池》03S702《室外排水设施设计与施工——砖砌化粪池》22S701预防措施标准名称编号《建筑工程施工质量常见问题预防措施（混凝土结构工程）》20G908-1施工手册标准名称编号《建筑施工手册（第六版）》2025年发行版（1-6本）资料管理标准名称编号《建设工程文件归档规范》GB/T50328《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032《建设工程监理规范》GB/T50319《福建省建设工程监理文件管理规程》DBJ/T13-144 （地标）《福建省建筑工程施工文件管理规程》DBJ/T13-56 （地标）《福建省市政工程施工文件管理规程》DBJ/T13-135 （地标）效力说明标准效力：国标（GB）>行标（HB）>地标（DB）>团标>企标（QB）。规范时效性：根据实际情况不定期进行修订与更新，具体以最新发布的版本为准。地方标准：部分省、市根据本地实际情况有补充规定，需结合地方文件执行。交叉领域：水利工程、市政工程与房建工程可能存在交叉，需根据项目性质选择适用规范。
职称等级分类标准与职业资格对应关系参考表【置顶】
一、职称等级分类标准参考表 序号 名称 各层级职称名称 正高级 副高级 中级 初级（助理级） 初级（技术员级） 1 高等学校教师 教授 副教授 讲师 助教 2 哲学社会科学研究人员 研究员 副研究员 助理研究员 研究实习员 3 自然科学研究人员 研究员 副研究员 助理研究员 研究实习员 4 卫生技术人员 主任医师 副主任医师 主治（主管）医师 医师 医士 主任药师 副主任药师 主管药师 药师 药士 主任护师 副主任护师 主管护师 护师 护士 主任技师 副主任技师 主管技师 技师 技士 5 工程技术人员 正高级工程师 高级工程师 工程师 助理工程师 技术员 6 农业技术人员 正高级农艺师 高级农艺师 农艺师 助理农艺师 正高级畜牧师 高级畜牧师 畜牧师 助理畜牧师 农业技术员 正高级兽医师 高级兽医师 兽医师 助理兽医师 农业技术推广研究员 7 新闻专业人员 高级记者 主任记者 记者 助理记者 高级编辑 主任编辑 编辑 助理编辑 8 出版专业人员 编审 副编审 编辑 助理编辑 9 图书资料专业人员 研究馆员 副研究馆员 馆员 助理馆员 管理员 10 文物博物专业人员 研究馆员 副研究馆员 馆员 助理馆员 11 档案专业人员 研究馆员 副研究馆员 馆员 助理馆员 管理员 12 工艺美术专业人员 正高级工艺美术师 高级工艺美术师 工艺美术师 助理工艺美术师 工艺美术员 13 技工院校教师 正高级讲师 高级讲师 讲师 助理讲师 正高级实习指导教师 高级实习指导教师 一级实习指导教师 二级实习指导教师 三级实习指导教师 14 体育专业人员 国家级教练 高级教练 中级教练 初级教练 正高级运动防护师 高级运动防护师 中级运动防护师 初级运动防护师 15 翻译专业人员 译审 一级翻译 二级翻译 三级翻译 16 播音主持专业人员 播音指导 主任播音员主持人 一级播音员主持人 二级播音员主持人 17 会计人员 正高级会计师 高级会计师 会计师 助理会计师 18 统计专业人员 正高级统计师 高级统计师 统计师 助理统计师 19 经济专业人员 正高级经济师 高级经济师 经济师 助理经济师 正高级人力资源管理师 高级人力资源管理师 人力资源管理师 助理人力资源管理师 正高级知识产权师 高级知识产权师 知识产权师 助理知识产权师 20 实验技术人才 正高级实验师 高级实验师 实验师 助理实验师 实验员 21 中等职业学校教师 正高级讲师 高级讲师 讲师 助理讲师 正高级实习指导教师 高级实习指导教师 一级实习指导教师 二级实习指导教师 三级实习指导教师 22 中小学教师 正高级教师 高级教师 一级教师 二级教师 三级教师 23 艺术专业人员 一级演员 二级演员 三级演员 四级演员 一级演奏员 二级演奏员 三级演奏员 四级演奏员 一级编剧 二级编剧 三级编剧 四级编剧 一级导演（编导） 二级导演（编导） 三级导演（编导） 四级导演（编导） 一级指挥 二级指挥 三级指挥 四级指挥 一级作曲 二级作曲 三级作曲 四级作曲 一级作词 二级作词 三级作词 四级作词 一级摄影（摄像）师 二级摄影（摄像）师 三级摄影（摄像）师 四级摄影（摄像）师 一级舞美设计师 二级舞美设计师 三级舞美设计师 四级舞美设计师 一级艺术创意设计师 二级艺术创意设计师 三级艺术创意设计师 四级艺术创意设计师 一级美术师 二级美术师 三级美术师 四级美术师 一级文学创作 二级文学创作 三级文学创作 四级文学创作 一级演出监督 二级演出监督 三级演出监督 四级演出监督 一级舞台技术 二级舞台技术 三级舞台技术 四级舞台技术 24 公共法律服务专业人员 一级公证员 二级公证员 三级公证员 四级公证员 正高级司法鉴定人 副高级司法鉴定人 中级司法鉴定人 初级司法鉴定人 主任法医师 副主任法医师 主检法医师 法医师 25 船舶专业技术人员 正高级船长 高级船长 中级驾驶 助理驾驶员 驾驶员 正高级轮机长 高级轮机长 中级轮机员 助理轮机员 轮机员 正高级船舶电子员 高级船舶电子员 中级船舶电子员 助理船舶电子员 船舶电子员 正高级引航员 高级引航员 中级引航员 助理引航员 引航员 26 民用航空飞行技术人员 正高级飞行员 一级飞行员 二级飞行员 三级飞行员 正高级领航员 一级领航员 二级领航员 三级领航员 正高级飞行通信员 一级飞行通信员 二级飞行通信员 三级飞行通信员 正高级飞行机械员 一级飞行机械员 二级飞行机械员 三级飞行机械员 27 审计专业人员 正高级审计师 高级审计师 审计师 助理审计师 二、职业资格与职称对应关系表（一）准入类职业资格 序号 资格名称 对应可聘专业技术职务层级 政策依据 正高级 副高级 中级 初级（助理级） 初级（技术员级） 1 注册消防工程师 一级：工程师 二级：助理工程师 人社部发〔2012〕56号 2 注册会计师 会计师 人社部发〔2019〕8号 3 注册核安全工程师 工程师 人发〔2002〕106号 4 注册建筑师 一级：工程师 二级：助理工程师 二级：技术员 国务院令第184号人社部发〔2019〕16号 5 监理工程师 工程师 建人规〔2020〕3号 6 房地产估价师 2019及以前取得：经济师 2020及以后取得：助理经济师 建房〔1995〕147号建房规〔2021〕3号人社部规〔2020〕1号 2020及以后取得：经济师 7 造价工程师 2018年及以前：工程师/经济师 二级（2019后）：助理工程师 建人〔2018〕67号 一级（2019后）：工程师 8 注册城乡规划师 2017及以前：工程师 人发〔1999〕39号人社部规〔2017〕6号 2018及以后：工程师 9 建造师 一级：工程师 二级：助理工程师 人发〔2002〕111号人社部发〔2019〕16号 10 勘察设计注册工程师 注册结构工程师一级：工程师 注册结构工程师二级：助理工程师 建设 [1997] 222号人发〔2002〕35号国人部发〔2005〕58号人发〔2003〕25号国人部发〔2007〕18号人发〔2003〕26号人发〔2003〕27号人发〔2003〕24号国人部发〔2005〕56号人社部发〔2019〕16号 注册土木工程师（岩土/水利/港航/道路）：工程师 注册化工工程师：工程师 注册电气工程师：工程师 注册公用设备工程师：工程师 注册环保工程师：工程师 11 注册验船师 A级：工程师 B级：助理工程师 D级：技术员 国人部发〔2006〕8号 B级：工程师 C级：助理工程师 D级：助理工程师 12 船员资格 中级：中级驾驶员/轮机员/船舶电子员/引航员 初级：助理驾驶员/助理轮机员/助理船舶电子员/助理引航员 初级：驾驶员/轮机员/船舶电子员 人社部发〔2020〕54号 13 执业兽医 助理兽医师 人社部发〔2019〕114号 14 导游资格 助理经济师 人社部规〔2020〕1号 15 注册计量师 一级：工程师 二级：助理工程师 二级：技术员 国市监计量〔2019〕197号 16 广播电视播音员主持人资格 二级播音员主持人 人社部发〔2021〕9号 17 新闻记者职业资格 助理记者、助理编辑 人社部发〔2021〕50号国新出发〔2022〕21号 18 注册安全工程师 2017及以前：工程师/经济师 2015及以前助理、2018后初级：助理工程师 应急〔2019〕8号 2018中级：工程师 19 注册测绘师 工程师 国人部发〔2007〕14号 20 执业药师 主管药师、主管中药师 国药监人〔2019〕12号 21 护士执业资格 护师 护士 国务院令第517号人社部发〔2021〕51号 22 医师资格 执业医师：医师 执业助理医师：医士 卫人发〔2000〕462号卫人发〔2001〕164号人社部发〔2021〕51号 23 拍卖师 助理经济师 人社部规〔2020〕1号 （二）水平评价类职业资格 序号 资格名称 对应可聘专业技术职务层级 政策依据 正高级 副高级 中级 初级（助理级） 初级（技术员级） 24 工程咨询(投资)专业技术人员职业资格 经济师、工程师 人社部发〔2015〕64号 25 通信专业技术人员职业资格 中级：工程师 初级：助理工程师 初级：技术员 国人部发〔2006〕10号 26 计算机技术与软件专业技术资格 高级：高级工程师 中级：工程师 初级：助理工程师或技术员 国人部发〔2003〕39号 27 社会工作者职业资格 高级社会工作师：高级职称 社会工作师：中级职称 助理社会工作师：初级职称 国人部发〔2006〕71号人社部规〔2018〕2号 28 会计专业技术资格 中级：会计师 初级：助理会计师 财会〔2000〕11号人社部发〔2019〕8号 29 经济专业技术资格 中级：经济师/人力资源管理师/知识产权师 初级：助理经济师/助理人力/助理知识产权师 人社部发〔2019〕53号人社部规〔2020〕1号 30 资产评估师 2016及以前：经济师 2017及以后：助理经济师 人社部规〔2017〕7号人社部规〔2020〕1号 2017及以后：经济师 31 不动产登记代理职业资格 2021及以前：经济师 2022及以后：助理经济师 人社部发〔2015〕66号人社部规〔2020〕1号自然资发〔2022〕79号 2022及以后：经济师 32 矿业权评估师 矿业权评估师：经济师 助理矿业权评估师：助理经济师 人社部发〔2015〕65号自然资发〔2022〕84号 33 环境影响评价工程师 工程师 国人部发〔2004〕13号 34 房地产经纪专业人员职业资格 房地产经纪人：经济师 房地产经纪人协理：助理经济师 人社部发〔2015〕47号人社部规〔2020〕1号 35 机动车检测维修 机动车检测维修工程师：工程师 机动车检测维修士：助理工程师 机动车检测维修士：技术员 国人部发〔2006〕51号 36 公路水运工程试验检测 试验检测师：工程师 助理试验检测师：助理工程师 人社部发〔2015〕59号 37 卫生专业技术资格 中级：主治(管)医师、主管药师、主管技师、主管护师 初级：药师、护师、技师 卫人发〔2000〕462号卫人发〔2001〕164号人社部发〔2021〕51号 38 审计专业技术资格 中级：审计师 初级：助理审计师 审人发〔2003〕4号人社部发〔2020〕84号 39 出版专业技术人员职业资格 中级：编辑（技术编辑或一级校对） 初级：助理编辑（助理技术编辑或二级校对） 人发〔2001〕86号人社部发〔2021〕10号 40 设备监理师 注册设备监理师（2022 年及以前取得）：工程师 国市监质发〔2023〕13号 设备监理师（2023 年及以后取得）：工程师 41 统计专业技术资格 中级：统计师 初级：助理统计师 国统字〔1995〕46号人社部发〔2020〕16号 42 银行业专业人员 中级：经济师 初级：助理经济师 人社部发〔2013〕101号人社部规〔2020〕1号 43 翻译专业技术资格 二级口译、笔译翻译：二级翻译 三级口译、笔译翻译：三级翻译 人发〔2003〕21号国人厅发〔2003〕17号人社部发〔2019〕110号 44 税务师 注册税务师（2014 年及以前取得）：经济师 人社部发〔2015〕90号人社部规〔2020〕1号 税务师（2015 年及以后取得）：经济师或助理经济师 45 精算师 正精算师：符合高级经济师职称申报规定的学历、年限条件的，可直接报名参加高级经济师职称评审。 准精算师：中级经济师 金规〔2023〕3号 （三）其他资格注：对于国务院清理规范有关职业资格前已取得资格证书的，原有职业资格可继续作为聘任相应专业技术职务的依据。 序号 资格名称 对应可聘专业技术职务层级 政策依据 正高级 副高级 中级 初级（助理级） 初级（技术员级） 46 质量（2014年前取得） 中级：工程师 初级：助理工程师 人发〔2000〕123号 47 企业法律顾问（2015年前取得） 经济师 人发〔1997〕26号 48 国际商务（2014年前取得） 中级：经济师 初级：助理经济师 人发〔2002〕70号 49 广告（2016年前取得） 广告师：经济师 助理广告师：助理经济师 国人部发〔2007〕116号 50 价格鉴证师（2017年前取得） 经济师 人发〔1999〕66号 51 招标师（2018年前取得） 经济师 人社部发〔2013〕19号 52 物业管理师（2016年前取得） 经济师 国人部发〔2005〕95号 53 管理咨询师（2016年前取得） 经济师 国人部发〔2005〕71号 54 棉花质量检验师（2016年前取得） 工程师 人发〔2000〕70号 注：表格中证书取得时间指证书批准时间。
Markdown 语法速查表【置顶】
📝 Markdown 语法速查表标题# 一级标题 ## 二级标题 ### 三级标题 #### 四级标题 ##### 五级标题 ###### 六级标题强调*斜体* 或 _斜体_ **粗体** 或 __粗体__ ***粗斜体*** 或 ___粗斜体___ ~~删除线~~列表无序列表- 项目一 - 项目二 - 子项目（缩进2个空格） - 子项目 * 也可以用星号 + 也可以用加号有序列表1. 第一项 2. 第二项 1. 子项（缩进3个空格） 2. 子项 3. 第三项任务列表- [x] 已完成任务 - [ ] 未完成任务链接与图片[链接文字](https://example.com) [链接文字](https://example.com "鼠标悬停提示") ![图片描述](https://example.com/image.jpg) ![图片描述](https://example.com/image.jpg "提示文字") <https://自动链接>引用> 这是一段引用 > > > 嵌套引用 > > - 引用中的列表代码行内代码使用 `code` 标记行内代码代码块```语言名称 function hello() { console.log("Hello World"); } ```常用语言标识：javascript、python、java、html、css、bash、json、sql 等分割线--- *** ___表格| 表头1 | 表头2 | 表头3 | |:------|:-----:|------:| | 左对齐 | 居中 | 右对齐 | | 内容A | 内容B | 内容C |对齐方式：:--- 左对齐 | :---: 居中 | ---: 右对齐脚注这是一个脚注示例[^1] [^1]: 这是脚注的内容转义字符\* 转义星号 \* \# 转义井号 \# \\ 转义反斜杠 \\ \` 转义反引号 \`扩展语法（部分平台支持）高亮==高亮文本==上标 / 下标上标：2^10^ = 1024 下标：H~2~O数学公式（LaTeX）行内公式：$E = mc^2$ 块级公式： $$ \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2} $$流程图 / 时序图（Mermaid）```mermaid graph TD A[开始] --> B{判断} B -->|是| C[执行] B -->|否| D[结束] ```💡 小贴士行末加 2个空格 或 ** 可强制换行段落之间用 空行 分隔标题 # 后需加 1个空格列表 - 后需加 1个空格不同平台（GitHub、Typora、VS Code等）对扩展语法的支持程度不同，建议根据实际使用环境调整
房建验收：预验收在前、竣工验收在中间，联合验收在后
一、预验收1、定义与目的预验收是指在施工单位完成全部施工任务并自检合格后，向监理单位提出申请，由监理单位组织的初步检验环节。其核心目的在于提前排查并整改施工中存在的实体质量、观感质量及使用功能等问题，确保工程满足设计要求与相关质量标准。预验收是正式竣工验收的前置程序，只有在预验收合格且相关问题整改到位后，施工单位方可出具正式的《工程竣工报告》，提交建设单位以启动竣工验收流程。2、实施主体预验收由总监理工程师负责组织，建设单位代表、施工单位项目负责人及技术质量负责人等共同参与。3、主要内容对工程实体质量、观感质量、使用功能以及竣工资料的完整性进行全面核查。监理单位需形成《工程竣工预验收报告》，详细列出发现的问题及整改要求；施工单位整改完毕并经监理复查合格后，方可进入下一阶段。二、竣工验收1、法律依据根据《中华人民共和国民法典》第七百九十九条及《中华人民共和国建筑法》第六十一条。《民法典》第七百九十九条 建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。《建筑法》第六十一条 交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。2、定义与目的竣工验收是工程建设的最终关键环节，旨在全面评估工程质量是否达标、是否满足设计要求及使用功能，是工程由建设阶段转入使用阶段的法定标志。3、实施主体由建设单位负责组织实施，勘察、设计、施工、监理等五方责任主体共同参与，工程质量监督机构对验收过程进行现场监督。4、主要内容验收组通过审阅工程档案资料、实地查验工程质量等方式，对工程实体质量、观感质量、使用功能及质量控制资料进行全面检查与综合评价。各方达成一致意见后形成《建设工程竣工验收报告》并签字盖章。只有顺利通过竣工验收，工程才具备正式交付使用的条件。三、联合验收1、定义与目的联合验收是由政府相关行政主管部门共同参与的综合验收活动，旨在统筹评估工程是否满足规划、消防、环保、人防等多方面的法定要求，提升验收效率，保障工程全面合规。2、实施主体通常由建设单位提出申请，由住建部门牵头或依托工程建设项目审批管理系统，组织自然资源（规划）、消防、环保、人防等相关部门及施工、监理等单位共同参与。3、主要内容各职能部门依据法定职责对工程进行专项核查与验收。例如，规划部门核实工程是否符合规划许可要求，消防部门确认消防设施及系统是否合格，环保部门检查环境保护措施落实情况等。各部门验收通过后，出具相应的专项验收合格文件或准许使用文件。四、流程顺序与逻辑关系预验收、竣工验收与联合验收在工程建设收尾阶段依次推进、环环相扣。预验收作为初步排查与整改环节，为后续验收奠定质量基础；联合验收确保工程在规划、消防、环保等方面满足政府监管的法定要求；竣工验收则是对工程整体质量与合同履约情况的最终权威确认。三者有机结合，共同构建了严密的工程质量与安全管控体系，确保工程合法、合规、高质量地交付使用。
建设工程无人机吊运建筑材料合规管理与专项施工方案报审指南
建设工程无人机吊运建筑材料合规管理与监理报审指南随着低空经济与智能建造技术的深度融合，重载无人机在建设工程建材吊运中的应用日益广泛。然而，该作业模式涉及高空坠物、机械故障及空域安全等多重风险，必须严格遵循国家及福建省的相关法律法规。依据《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》（国务院、中央军委令第761号）、住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）及应急管理部相关安全生产要求，现将无人机吊运作业的资质手续、危大工程界定及监理报审资料梳理如下：一、 资质与手续办理清单开展无人机吊运业务，必须构建“人、机、企、空”四位一体的合规体系。1. 企业运营资质施工单位若自行开展或分包无人机吊运业务，必须取得中国民用航空局颁发的《民用无人驾驶航空器运营合格证》。根据最新规定，商业吊运属于特定类高风险运行，企业营业执照经营范围需明确包含“无人机货物吊运”或“通用航空服务”等字样。同时，企业必须建立安全管理体系（SMS），并投保高额的第三者责任险（建议单架保额不低于100万元至200万元），以覆盖作业期间可能引发的意外损失。2. 人员从业资质无人机操控员（飞手）是连接法律与操作的关键节点。由于吊运作业通常涉及超视距飞行及重载操作，操控员必须持有中国民用航空局（CAAC）颁发的《民用无人驾驶航空器操控员执照》，且等级必须为“超视距驾驶员（机长）”。仅持有UTC等行业培训合格证无法替代法定执照。此外，现场必须配备专职的地面指挥员与安全员，相关人员需经过岗前安全培训并留存记录。3. 设备适航与登记所有作业无人机必须在民航局无人驾驶航空器综合管理平台（UOM）完成实名登记并粘贴识别码。用于商业吊运的重载无人机（通常属于小型、中型或大型无人机）需具备适航认证或型号合格证（TC），严禁私自改装农业植保机用于非农商业吊运。吊具（如绳索、挂钩、电控投放器）需有第三方承重安全检测报告，确保具备足够的安全冗余系数。4. 空域与飞行审批每一次吊运作业均需依法获取空域批准。施工单位需提前通过UOM平台或当地空管部门提交飞行计划，明确起降点、航线、高度及吊运物品信息。若作业区域涉及管制空域、真高120米以上或人口密集区，必须办理专项审批。在福建省内开展作业，还需关注当地低空飞行综合管理服务平台的具体报备要求。二、 危大工程属性界定根据住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》及配套文件（建办质〔2018〕31号），无人机吊运是否属于“危大工程”需结合具体工况进行判定：1. 属于“危大工程”的情形无人机吊运在本质上属于“采用非常规起重设备、方法”的起重吊装工程。若单件起吊重量在10kN（约1吨）及以上，该工程直接纳入“危险性较大的分部分项工程”管理范畴，施工单位必须单独编制专项施工方案。2. 属于“超过一定规模的危大工程”的情形若采用无人机吊运的单件起吊重量达到100kN（约10吨）及以上，则属于“超过一定规模的危大工程”。此类工程不仅需编制专项方案，还必须组织专家进行论证审查。3. 常规载荷的管控要求即便单件吊运重量未达到10kN，鉴于无人机吊运属于“采用新技术、新工艺、新设备”且尚无国家统一行业技术标准的分部分项工程，出于安全生产底线思维，施工单位仍应将其纳入重点安全管控范围，编制专项安全施工方案并向监理单位报审，确保作业流程标准化、风险可控化。三、 向监理单位报审的资料清单依据《建设工程监理规范》及福建省建筑工程资料管理规程，施工单位在无人机吊运作业前，需向项目监理机构报送以下资料：1. 资质与人员报审《分包单位资格报审表》（若为专业分包）：附分包单位营业执照、《民用无人驾驶航空器运营合格证》、安全生产许可证等。《特种作业人员资格报审表》：附无人机操控员的CAAC超视距驾驶员执照、地面指挥员及安全员的培训合格证明、体检证明等。2. 设备与材料报审《施工机械/设备进场验收记录》：附无人机实名登记证明、适航认证文件、出厂合格证、第三方载重检测报告。吊具及索具的质量证明文件：包括吊绳、挂钩的出厂合格证及定期载荷测试记录。保险凭证：第三者责任险及货物运输险保单复印件。3. 技术与安全方案报审《施工组织设计/专项施工方案报审表》：附《无人机吊运建筑材料专项施工方案》。方案需包含工程概况、设备选型、吊运工艺流程、空域申请批复文件、应急预案（含坠机、坠物处置）及安全技术措施。若属于超危大工程，还需附《专家论证报告》及根据专家意见修改完善的方案确认单。4. 现场准备与安全交底《安全技术交底记录》：包含对飞手、地面配合人员的全员交底签字记录。作业区域警戒设置及现场环境勘察记录（如障碍物分布、气象监测数据等）。综上所述，建设工程应用无人机吊运建材是一项系统性的高风险作业。施工单位必须严守国家及地方法规红线，落实全链条合规管理，并通过严格的监理报审程序，确保工程建设的安全与高效。{dotted startColor="#ff6c6c" endColor="#73aaff"/}无人机吊运建筑材料专项施工方案（框架模板）一、 编制说明与编制依据编制目的：明确无人机吊运作业的技术标准与安全规范，防范高空坠物、设备失控等风险，确保建设工程物资运输安全高效。编制依据：法律法规：《中华人民共和国安全生产法》、《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》、住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）。行业标准：《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》、《民用无人驾驶航空器系统作业飞行技术规范》。项目文件：施工图纸、现场勘察报告、无人机及吊具产品说明书、施工组织设计。二、 工程概况工程基本信息：明确工程名称、施工地点（如福建省厦门市某区）、建设单位、监理单位及施工单位。作业环境与工况：详细描述作业区域的地形地貌、周边障碍物（高压线、建筑物）分布及气象条件。吊运组件参数：明确吊运建材的重量（单件重量需控制在无人机额定载重的80%以内）、体积、尺寸及属性（如是否为易碎品），并确定吊点位置。三、 施工计划施工进度计划：结合工程整体工期，制定无人机吊运的进场、调试、作业及退场时间节点。材料与设备计划：列出重载无人机、备用电池、专用吊具（承重≥组件重量2倍）、警示带及应急救援器材的进出场明细。劳动力计划：明确工作负责人、无人机操控员（需持CAAC超视距驾驶员执照）、地面安全员、技术人员及后勤保障人员的配置与职责。四、 施工工艺技术技术参数与设备选型：明确无人机额定载重（需≥组件最大单重×1.25）、续航能力、导航系统（支持GPS/北斗双模定位）及吊具规格。工艺流程：绘制“空域申请→场地清理→设备检查→试吊→正式吊运→投放安装”的流程图。操作要求：严格执行“十不吊”原则，遇大雾、暴雨或风力≥6级等恶劣天气严禁作业。材料离地后需悬停测试稳定性，飞行高度一般不超过120米，避开人群与建筑密集区。严禁超载、急加速或急转弯，吊运路径需高于地面障碍物1.5米以上。五、 施工安全保证措施组织保障措施：建立安全组织机构，明确各岗位安全职责，全员需完成安全交底并投保意外险。现场管控措施：作业半径50米内设置警戒区，由地面安全员全程值守；提前向空管部门申请作业空域，严禁无许可违规飞行。设备与材料检查：每次飞行前全面检查无人机电池、螺旋桨、避障功能及吊具磨损情况；易碎组件需采取额外缓冲防护。六、 施工管理及作业人员配备和分工管理人员：项目负责人、技术负责人、专职安全生产管理人员名单及职责。特种作业人员：无人机操控员、信号指挥员持证上岗名单及职责。其他作业人员：地面安全员、后勤保障人员的具体分工。七、 验收要求验收标准：明确无人机、吊具进场验收标准，以及单次吊运作业前的试吊验收条件。验收程序：制定设备进场、过程监控及作业完成后的验收流程，确定由建设、监理、施工等单位相关负责人组成的验收小组。八、 应急处置措施应急组织机构：成立应急处置领导小组与应急救援小组，明确抢险、安保、医救及善后职责。突发事件处置：制定针对强风、设备故障、断缆坠物、无人机失控等突发情况的专项处置流程。应急资源保障：准备急救箱、灭火器等应急物资，并明确周边救援医院信息及联络方式。九、 计算书及相关施工图纸计算书：包括吊索具受力验算、无人机载重安全冗余验算、起吊点与投放点地面承载力验算等。施工图纸：提供无人机起降点及物料堆放场地平面图、吊运路径图、作业区域警戒布置图等。
报审表，专监和总监分别该怎么写签字审批意见？
{collapse title="一、项目管理部分" show="true"}1、施工管理人员资格报审表经审查，主要施工管理人员数量满足工程施工管理需要，所持证件齐全有效。2、项目管理实施规划报审表该项目管理实施规划内容完整可行，满足工程总进度计划要求，符合工程安全文明施工总体策划，同意按此规划指导工程施工。3、强制性条文实施计划报审表所报文件内容完整，所列强制性条文执行计划项目齐全，符合规程要求，同意按此指导施工。4、管理制度报审表专业监理师：管理制度健全，内容完整，具备可操作性。总监：同意在本工程中使用。5、施工进度计划报审表专业监理师：施工进度计划符合工程施工进度及网络计划要求。总监：同意此进度计划。6、施工进度调整计划报审表专业监理师：施工进度调整计划，符合实际情况，同意调整。总监：同意调整。7、变更工期报审表造成工序延误的依据充分，相关资料齐全，同意工期变更。8、工程开工报审表工程各项开工准备充分，相关报审已完成，具备开工条件，同意按计划开工。9、单位（分部）工程开工报审表专业监理师：该单位工程各项开工准备充分，相关报审已完成，具备开工条件。总监：同意按计划开工。10、工程复工申请表整改措施有效，停工因素已经消除，具备复工条件，同意复工。11、监理工程师通知回复单经复查，所报整改项目已按通知单内容整改完成。{/collapse}{collapse title="二、安全管理部分" show="true"}1、安全文明施工实施细则报审表经审查，该文件内容完整，符合安全文明施工总体策划方案和工程建设目标，制度健全，责任制已落实，安全文明施工设施、安全标牌齐全、标准、有效，设置合理，安全文明施工措施和环境保护措施有效，同意按此细则指导安全文明施工。2、施工应急预案报审表经审查，该应急预案的紧急联络与救护体制健全，应急资源准备充足，处理方案可行，同意按此应急预案处理应急事件。3、主要施工机械/工器具/安全用具报审表经审查，主要施工机械设备/工器具/安全用具的数量、规格、型号满足工程施工需要，机械设备定检报告合格，起重机械的安全准用证符合要求，安全用具试验报告合格。4、大中型施工机械进场/出场申报表进场：该进场设备满足工程施工需要，进场设备检验、试验报告、安全准用证合格有效，同意进场作业。出场：该出场设备的工作已经完成，后续施工不再需要施工该设备，同意退出施工现场。{/collapse}{collapse title="三、质量管理部分" show="true"}1、工程施工创优实施细则报审表施工创优实施细则的内容完整，针对性强，全面落实了建设管理单位的创优思想，施工难点识别准确、全面，创新点和亮点明确，同意按此创优细则指导施工。2、质量通病预防措施报审表所报文件内容完整，防通病措施针对性强，同意按此指导施工。3、施工质量验收及评定范围划分报审表施工质量验收及评定项目划分准确、合理、全面，W、H、S点的设置有利于控制工程施工质量，三级验收责任落实，同意此项目划分报审表。4、工程控制网测量报审表（变电）专业监理师：工程控制网测量正确，数据记录准确。总监：同意按此控制网进行施工。5、线路复测报审表（线路）专业监理师：该线路复测记录中的测量结果符合设计及规范要求。总监：同意根据该线路复测记录提供的测量结果施工。6、主要测量计量器具/试验设备检验报审表经审查，测量、计量器具的种类、数量满足施工要求，仪器的检定合格证明文件齐全有效，有效期在检定周期内。7、试验（检测）单位资质报审表委托的试验单位资质等级符合规定要求，计量认证及检定合格有效，试验资质范围包括拟委托试验的项目，同意在该试验室进行材料试验。8、分包单位资质报审表经审查，该分包单位资质合格，具备承担分包项目的能力，分包范围符合工程承包合同约定，分包合同、安全协议内容全面，同意分包。9、主要材料及构配件供货商资质报审表经审查，该供货商的资质证明文件齐全并符合要求，同意在工程中采用。10、工程材料/构配件/设备进场报审表经审查，XXX材料质量证明文件齐全，试验结果合格，质量符合要求，同意在工程中使用。11、主要设备（材料/构配件）开箱申请表经开箱检验，设备合格完好，所附文件资料、备品备件齐全，同意开箱。12、特殊工种/特殊作业人员报审表经审查，所报特殊工种人员的数量满足施工需要，作业人员的资格证书齐全有效。13、试品/试件试验报告报验表XXX试验结果合格，符合设计和规范要求。14、分项工程质量报验申请单土建：该分项工程所含的检验批均合格，质量验收记录完整、规范，同意报验申请。电气：该分项工程所含的质量验评记录均合格，符合设计和规范要求，同意报验申请。15、分部（子分部）工程质量报验申请单专业监理师：该分部（子分部）工程所含分项工程的质量均合格，施工记录填写正确、规范，符合设计和规范要求。总监：同意报验申请。16、单位（子单位）工程质量报审表该单位工程具备验收条件，同意组织单位工程验收。17、工程质量中间验收申请表专业监理师：经审查，施工单位三级验收合格，三级验收及评定记录齐全，具备中间验收条件。总监：同意进行中间验收。18、工程初步竣工验收申请表经核查，施工单位按合同约定完成所有工作量，施工质量已全部验收合格，竣工资料齐全，工程质量符合设计和规范要求，同意进行初步竣工验收。{/collapse}{collapse title="四、造价管理部分" show="true"}1、工程预付款报审表经核查，预付款支付条件已具备，预付款数额符合合同规定，同意按申报金额支付。2、工程进度款报审表申报完成的工程量经验收合格，工程量统计及工程款计算准确，同意支付工程进度款。3、工程变更联系单变更原因属实，变更方案可行，费用计算正确，同意变更。{/collapse}{collapse title="五、技术部分" show="true"}1、一般施工方案（措施、调试）报审表专业监理师：经审查，该方案内容完整，施工工艺流程合理，安全危险源辨识准确，应对措施有效。质量保证措施有效，针对性强。总监：同意此方案。2、特殊施工技术方案（措施）报审表经审查，该方案内容完整，施工工艺流程合理，安全危险源辨识准确，应对措施有效。质量保证措施有效，针对性强，同意此方案。3、调试报告报审表专业监理师：调试项目齐全，调试结果合格，满足设计和规范要求。总监：同意此调试报告。{/collapse}{collapse title="六、档案移交签证表" show="true"}1、移交签证表监理单位审核意见：经检查验收、具备移交条件，同意移交。{/collapse}
高层建筑消防验收中常见的138个问题
一、建筑防火1. 土建防火封堵不到位所有给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。所有电气管、桥架穿越楼板、墙体部位未封堵。穿越平层及竖向的桥架内未采用防火封堵。所有通风、空调、防排烟管道穿越楼板、墙体部位未封堵。土建预留洞口后开孔未封堵，土建风道未封堵。玻璃幕墙与楼板隔墙处的缝隙未用不燃材料填充密实。防火墙未到顶，防火分区未形成。2. 土建防火门问题防火门安装反向，未开向疏散方向。封闭楼梯间及防烟楼梯间开设了非疏散门、洞。防火门检测报告与实体不符，防火门身份标示未张贴。闭门器、顺序器未安装；应设置单向逃生部位处未设置相应的开启装置。未按设计要求安装防火门。3. 安全疏散隐患由于装修装设栏杆造成楼梯疏散宽度不够。由于装修、土建改动，导致疏散出口数量不够或疏散出口距离超标。4. 消防车道与救援场地车道宽度不能满足规范要求，环形车道或回车场未形成。消防扑救面未形成，或存在高大树木及障碍物。防烟楼梯间无前室，或消防电梯合用前室未设计正压送风系统。5. 防火卷帘缺陷导轨与墙体及柱体之间未封堵，卷顶部未完全封堵。双轨卷帘一侧未封堵到顶，形成单轨卷帘。穿越卷帘包厢的管道及桥架未封堵。疏散通道卷帘门两侧未设置手动控制按钮，卷帘门手动拉链未设置拉链孔。6. 建筑装修影响消防功能建筑装修材料选用不当，特别是吊顶及墙面材料耐火极限达不到规范要求。建筑装修饰面影响消防功能的正常实现（如消火栓箱门装修后无法打开）。正压送风口、排烟口装修后出现风口与装修面层内漏风及检修不便的现象。格栅吊顶影响上喷喷水效果，灯槽内喷头影响喷水效果。建筑装修开设的检查孔部位及大小不满足正常检修的需求。大于60平方米的房间只设置1个门；会议室、观众厅等场所的门未向外开启。7. 排烟口设置不规范设置位置过低（低于2米）。设置在顶部的排烟口、排烟阀未设置手动控制装置。排烟口距离最远点水平距离超过了30米，或距离安全出口间距小于1.5米。8. 排烟系统漏设无自然通风长度超过20米的内走道，或超过60米长度的走道未设置排烟系统。面积超过100平方米的区域未设置排烟系统。9. 防火阀安装错误风管穿越防火分区、防火分割处未设置防火阀。防火阀安装距墙体超过200mm。常开、常闭排烟防火阀设置错误。10. 自然排烟区域开窗净面积不满足规范要求走道、房间等区域可开启外窗面积不足。高位侧窗、高位天窗设置不符合规范，布置位置不合理。可开启外窗未设置方便开启的装置。11. 正压送风系统故障部分封闭楼梯间、防烟楼梯间或前室未设置正压送风口，或风口数量偏少。防排烟系统末端风口风量偏低，可能原因包括：风机风量/风压不满足规范要求；土建风道封堵不严或未完全封闭；平层割断封堵平层风管有漏风现象；系统管道风阻过大；风机电源反相。排烟风机出风口与加压风机的进风口垂直距离小于3米，或排烟风机出风口低于加压风机的进风口。排烟风机出风口与加压风机的进风口在同一面上时间距小于10米。排烟口与送风口距离小于5米。风机控制箱未设置在风机就近位置。正压送风口入口及机械排烟系统出口防雨百叶均未设置在室外与大气相通。电机外置式离心式风机未设置风机房。二、消防水管系统1. 喷头布置不当不受梁体影响的直立型喷头距离顶板过近（超过了75-150MM）。受梁体影响的直立型喷头距离顶板不满足规范要求。喷头距离边墙距离不满足规范要求。2. 消火栓布置缺陷由于建筑装修变动，消火栓的保护面积超过了规范要求。由于装饰原因取消了消火栓门，或消防电梯前室漏设消火栓。未按规范要求设置自救式消火栓箱。室外消火栓距建筑外墙及路边距离不满足规范要求。夹层及设备层漏设消火栓。3. 水泵结合器问题未按系统分区设置水泵结合器，或接合器数量不满足规范要求。接合器设置在不易取用的部位，充水试验不成功。4. 室外取水口设置位置不合理吸水高度不应超过6米，距外墙距离需符合规范。消防水池取水口距建筑物外墙小于15米。取水口周围未设置消防车道，吸水高度超过6米。未设置取水口标识及防坠落装置。5. 末段试水装置缺陷末端试水装置设置位置不合理（设置在了系统的最低处，而不是系统最不利点处）。末端试水装置未采用间接排水方式。6. 自动喷水灭火系统存在漏设区域空调及风机房、车库室内车道、建筑面积大于5平方米的卫生间、自动扶梯的底部。楼梯及电梯前室、净高小于等于12米的室内中空区域。净高大于800mm且有可燃物吊顶内、宽度大于1.2米的风管及排管下方。一类高层的消防控制室、弱电设备间未设置自动灭火系统。7. 气体灭火系统隐患防护区内风口、防火阀、风机未参与联动控制，防护区未设置自动泄压口(泄压装置)。防护区的维护结构不能达到0.5小时的耐火极限及1200Pa的耐压极限。储油间未设置呼吸阀、通气管道。气体灭火控制盘系统电源不能满足同时启动气体灭火装置的要求。控制中心不能对气体灭火区域设备进行联动控制，防护区未设置手自动转换开关。配电房未设置气体灭火。三、火灾自动报警系统1. 火灾报警系统漏设区域超高层建筑的室内住户部分未设置探测器。强弱电井、水泵房、消防控制中心及各类设备用房未设置探测器。公共部位未设置楼层显示器，厨房内未设置可燃气体探测器。2. 消防管线敷设不规范与消防有关的所有线路明配钢管未刷防火涂料或防火涂料涂刷不均匀。与设备连接处的金属软管未到位，明配及吊顶内线盒未上盖板。吊顶内部分导线未穿管。3. 联动控制及相关功能不齐全门禁系统未进行断电控制。常开电动防火门、单向逃生锁未联动控制。4. 消防联动控制系统逻辑关系混乱相应区域探测器报警，对应区域的正压送风机未启动。一台风机负担多个防烟分区时，防烟分区内探测器报警，所有风口都打开。手动打开排烟口、正压送风口，相应的风机未启动。非消防断电及应急照明强投未编入联动关系。中庭区域报警时，各层卷帘门未启动。大空间探测装置（如双波段、光截面及线形探测器）报警时未联动相关常规火灾报警系统。消防补风机未编入火灾时启动的联动关系。排烟风机入口处排烟阀门未与排烟风机连锁。5. 控制中心设备安装缺陷引入火灾报警控制器的导线未绑扎成束，未标明编号。控制设备接地支线小于4mm²，背后距墙操作距离小于1米。CRT显示系统未完善，外部设备报警后CRT界面无反应。消防控制主机存在屏蔽和故障点位。6. 消防电话系统故障主机不能进行分机呼叫，消防外线电话未设置。电梯机房、重要与消防有关的设备用房未设置电话分机。消防电话分机安装不牢固，安装位置不合理。四、其他综合问题验收范围内的土建、装修工作及机电安装相关工作未完工。市政供电、供水未到位，柴油发电机不能启动或自投功能未实现。消防电梯按钮及三方通话未完成。未按消防标识化相关要求制作标示标牌。PVC管穿越楼层部位未设置阻火圈。建筑灭火器、消防水带、水枪等未布置到位。未按相关要求设置逃生门锁。部分设备用房、电梯机房未设置应急照明，消防控制室及重要设备用房应急照明照度不够。
环氧地坪作为现代工业厂房的重要地面装饰材料，具有高强度、耐磨损、美观的特性，同时具备无接缝、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便等优势。在**项目中，环氧地坪施工采用2厚无溶剂自流平环氧胶泥，表面用水性聚氨酯透明层罩面的工艺，这对于保证厂房地面的使用寿命和使用功能至关重要。本细则旨在确保环氧地坪施工质量满足设计要求和相关国家标准，为监理工作提供明确指导。一、工程概况（一）工程简介大型轻钢结构厂房，结构形式为门式钢架。厂房面积较大，施工各部位的准确衔接有一定难度。作为生产制造厂房，厂房防水等级要求严，施工中屋面彩钢板安装工序必须严格按有关规范执行。屋面围护结构采用彩钢压型板，有组织排水。为确保工程的顺利进行，在钢结构厂房拟采用如下的施工工序和技术实施措施，包括六个方面：钢结构制作及运输钢结构安装涂装工艺彩钢板安装门窗安装施工防火涂料施工本工程为单层工业建筑，生产工艺为制氢装备（钢铁）的机械加工、焊接、安装、研发测试，最大班使用人数为50人，局部二层为检测实验室。火灾危险性类别为丁类，为一个防火分区，建筑耐火等级均为二级。6#单层（局部2层）重钢结构厂房，厂房总建筑面积19990.40 m²，占地面积18633.33 m²，建筑高度21.15 m，柱距8.00 m，厂房主体梁柱均采用H型钢，支撑系统采用钢管与圆钢结合的方式。梁柱连接采用高强螺栓，屋面、墙面系统均采用螺栓连接。建筑安全等级为二级。屋面为0.6 mm厚760型镀铝彩钢板 + 50厚岩棉保温棉 + 铝箔 + 钢丝网。非承重的外围护墙：1.2 m以下墙体为240厚MU10煤矸石烧结多孔砖，用M7.5水泥砂浆砌筑；厂房1.2 m以上采用双层彩钢板内加100厚玻璃棉毡（A级），耐火时间为1 h；空压站墙体为200厚MU10煤矸石烧结多孔砖，用M7.5水泥砂浆砌筑；卫生间隔墙120厚MU10煤矸石烧结多孔砖，用M5混合砂浆砌筑；房间隔墙100厚轻钢龙骨耐火石膏板墙体：12耐火石膏板 + 50厚岩棉 + 12耐火石膏板，龙骨断面75×50×0.6，龙骨中距400，耐火时间为1 h；楼梯间墙体采用12 + 100岩棉 + 12厚纤维增强硅酸盐板，龙骨断面100×50×0.63，龙骨中距400，耐火时间为2 h。屋面采光板做法：a. 1.5 mm厚蛋白色波形上层FRP板； b. 镀锌钢檩条； c. 1.5 mm厚蛋白色波形下层FRP板；采光板表面帖覆20 μm厚Melinex301薄膜，抗紫外线率为99%，透光率为62%，热能穿透率为58%，耐温限度为-40～+120°C，使用年限15年。地面做法： 2厚无溶剂自流平环氧胶泥，表面用水性聚氨酯透明层罩面，环氧稀胶料一道，现浇钢筋混凝土结构板。屋面做法：a. 0.8 mm基材厚（SMP涂层）820型白色压型钢板（其中咬边连接为360°咬口锁边连接）； b. 增设30×100×80×100×30×2.5镀锌几字檩； c. 100 mm厚玻璃棉毡（A级）； d. 1.5 mm厚热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材机械固定； e. 0.5 mm基材厚（PE涂层）白色压型钢板。根据设计图纸的建筑和结构要求，施工内容包括：所有钢构件的制作、安装（两遍底漆，含面漆和防火涂料）；包含有钢梁（防火1.5 h，防火涂料7 mm）、钢柱（防火2.5 h，防火涂料膨胀型4 mm，非膨胀型厚涂40 mm）、檩条、拉条、圆钢支撑（防火1.5 h，防火涂料7 mm）、圆管支撑等；屋面板、墙板等维护系统制作、安装。构件的拼接连接采用10.9级摩擦型连接高强度螺栓，连接节点采用摩擦性高强螺栓，性能等级为10.9级，抗滑移系数不小于0.45，符合《GB/T 3632》规格；栓钉符合GB 10432。手工焊时选用的焊条应与主体金属相匹配：Q235钢焊接、Q235钢和Q345钢连接焊接选用E43型焊条；Q345钢焊接选用E50型焊条。（二）参建单位设计单位：**股份有限公司勘察单位：**勘测工程有限公司建设单位：**投资发展有限公司施工单位：**建筑有限责任公司监理单位：**工程监理有限公司二、监理范围与目标监理范围本细则适用于**项目中所有环氧地坪施工工程，包括材料进场验收、基层处理、环氧胶泥层施工、水性聚氨酯罩面层施工及养护等全过程监理工作。监理目标确保环氧地坪施工质量达到设计要求和相关国家标准，质量合格率100%，优良率不低于95%；监督施工进度，确保环氧地坪施工与厂房其他工序（如钢结构安装、彩钢板安装、防火涂料施工等）协调衔接，不影响整体工程进度；控制施工费用，确保工程投资不超过合同总价和合理增加的范围；保障施工安全，预防因施工不当导致的安全事故。三、监理工作依据1. 国家标准《建设工程监理规范》（GB/T 50319–2013）《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209–2023）《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB 50046–2018）《建筑钢结构防火技术规范》（GB 51249–2017）《钢结构防火涂料通用技术条件》（GB/T 14907–2018）《工业防护涂料中有害物质限量》（GB 30981–2020）《建筑地面设计规范》（GB 50037–2013）2. 行业标准《压型金属板设计与施工规范》（GB/T 51017–2023）《色漆和清漆 涂料配套性和再涂性的测定》（GB/T 34681–2017）《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328–2014）3. 设计文件环氧地坪设计图纸及设计说明厂房结构设计图纸及技术要求4. 合同文件施工合同及补充协议监理委托合同四、材料验收控制要点材料验收是保证环氧地坪施工质量的第一道关卡，监理工程师必须严格把控材料质量，确保符合设计要求和相关标准。1. 无溶剂自流平环氧胶泥验收检查产品合格证、质量检验报告及产品说明书等书面证明文件，确保材料在质保期内；核对材料进场数量与工程量清单一致；抽样检测材料固体含量（按GB/T 1725执行）、干燥时间（按GB/T 1728执行）等性能指标；检查材料包装是否完好，有无受潮或污染现象。2. 水性聚氨酯罩面层验收检查产品合格证、质量检验报告及环保检测报告，确保VOC含量 ≤ 50 g/L（按GB 30981–2020执行）；抽样检测材料粘度、干燥时间、光泽度等性能指标；检查材料包装是否完好，有无受潮或污染现象。3. 辅助材料验收检查环氧稀胶料、界面剂等辅助材料的合格证及检验报告；抽样检测辅助材料的性能指标，确保与主材相容；检查材料包装是否完好，有无受潮或污染现象。4. 材料进场记录材料进场时，监理工程师应填写《材料进场验收记录表》，记录材料名称、规格、数量、进场日期及验收结果；材料验收合格后方可用于施工，不合格材料应立即清退出场，并通知施工单位更换合格材料。五、基础处理质量控制要点基础处理是环氧地坪施工的关键环节，直接影响到环氧涂层的附着力和使用寿命。1. 混凝土基层要求强度 ≥ 20 MPa（按GB 50204–2023执行）；平整度 ≤ 3 mm（用2 m靠尺检测）；含水率 ≤ 6%（按GB 50212–2014执行）；表面不得有油污、浮尘、松动物及裂缝等缺陷。2. 基础处理工艺控制采用打磨机全面打磨，去除浮浆、松动物及裂缝，使表面粗糙度 ≥ 30 μm；裂缝、空鼓等缺陷应采用环氧砂浆修补，修补材料与基层粘结牢固；处理完成后使用高压吸尘器彻底清除灰尘；处理后进行含水率检测，确保 ≤ 6%。3. 界面剂施工控制界面剂应与基层相适应，性能符合设计和施工方案要求；按1:1比例与水混合稀释后，均匀涂刷1遍；待干燥后，再涂刷原液2遍，确保表面干燥、无积液、不粘手；涂刷完成后进行附着力测试。4. 隐蔽工程验收组织隐蔽工程验收，检查基层处理质量、含水率及界面剂涂刷情况；验收合格后方可进入下一道工序；验收记录应包括照片、检测数据及结论，作为工程档案保存。六、环氧胶泥层施工质量控制要点1. 施工环境控制温度：10–35℃，且高于露点温度3℃以上；相对湿度 ≤ 70%，避免雨雪、雾天或湿度 > 75%时施工；施工区域封闭管理，防止污染。2. 材料配制控制按说明书比例配制，边搅拌边加入固化剂，充分搅拌均匀；配制后30分钟内用完；配制器具专用，保持清洁。3. 施工工艺控制采用滚筒或刮刀均匀涂布，厚度控制在2 mm ± 0.3 mm；使用放气滚筒滚动3–5遍，排出气泡；表面应平整、密实，无裂缝、空鼓、脱层；施工完成后及时封闭现场，禁止踩踏。4. 质量检测控制厚度：插针法或切割法，每㎡抽检 ≥ 3点，误差 ±0.3 mm；平整度：2 m靠尺，空隙 ≤ 3 mm；粘结强度：PsiTest AT拉拔仪，按ASTM D4541–09，每200 m²测5点，≥ 2.5 MPa（7天龄期）；硬度：铅笔硬度法（GB/T 6739），≥ 2H。5. 施工进度控制分区域施工，与彩钢板、防火涂料等工序协调；固化时间 ≥ 7天，期间不得进行下道工序；监理每日跟踪进度，滞后时督促调整资源。七、水性聚氨酯罩面层施工质量控制要点1. 施工环境控制温度：10–35℃，高于露点3℃以上；相对湿度 ≤ 70%；封闭施工区域。2. 材料配制控制按说明书比例配制，搅拌速度 ≤ 500 r/min；配制后6小时内用完；器具专用，保持清洁。3. 施工工艺控制采用中毛滚筒十字交叉收光，涂布均匀；控制蘸料量，避免积料；完成后封闭现场，禁止踩踏。4. 质量检测控制厚度：漆膜测厚仪，符合设计；平整度：2 m靠尺，空隙 ≤ 3 mm；光泽度：光泽度仪，≥ 70（GB/T 9754）；耐化学性：按GB/T 22374–2018，耐10% H₂SO₄（48 h）、饱和Ca(OH)₂（48 h）、3% NaCl（168 h），无起皮脱落。5. 施工进度控制在环氧胶泥层完全固化（7天）后施工；固化时间 ≥ 3天；监理每日跟踪进度。八、施工进度与费用控制措施1. 施工进度控制总工期建议44天：基础处理28天 + 环氧胶泥7天 + 罩面层2天 + 养护7天；每日施工面积约2855.77 m²；监理每日跟踪，及时纠偏。2. 费用控制措施工程量清单按GB 50500–2023编制；环氧胶泥层编码：010113001；罩面层编码：010113002；综合单价：200–260元/m²，总造价约400–520万元；支付比例：基础处理30%、胶泥层60%、罩面层验收后10%；严格审核工程量，防止超付。3. 进度协调措施与钢结构、彩钢板、防火涂料等工序错开区域；防火涂料养护7天后方可施工环氧层，间隔 ≥ 24 h；彩钢板应在环氧施工前完成，避免冷凝水污染。九、验收标准与程序1. 验收时间隐蔽工程验收：基础处理完成后；环氧胶泥层初步验收：固化7天后；罩面层最终验收：养护3天后；总验收：施工完成后7–10天。2. 验收程序隐蔽工程验收：检查基层、含水率、界面剂 → 填写记录 → 合格后进入下道工序；环氧胶泥层验收：检查厚度、平整度、附着力、硬度 → 填写记录；罩面层验收：检查厚度、光泽度、耐化学性、防滑性 → 填写记录；总验收：整体质量评估 → 组织四方验收 → 合格后投入使用。3. 验收标准项目标准厚度2 mm ± 0.3 mm（GB/T 1727）平整度≤ 3 mm（2 m靠尺）附着力≥ 2.5 MPa（ASTM D4541–09）硬度≥ 2H（GB/T 6739）光泽度≥ 70（GB/T 9754）耐化学性无起皮、脱落（GB/T 22374）防滑性（坡道）≥ 0.5（GB/T 23445）排水坡度0.5%–1%，无积水（GB 50037）4. 验收文件应包括：A. 材料合格证、检验报告、环保检测报告； B. 基层处理验收记录； C. 胶泥层检测报告（厚度、平整度、附着力、硬度）； D. 罩面层检测报告（厚度、光泽度、耐化学性、防滑性）； E. 排水坡度测量图及报告； F. 防火涂料与环氧层相容性试验报告； G. 施工影像资料。所有文件按《GB/T 50328–2014》归档，含纸质与电子档案。十、监理工作流程施工准备阶段：审查方案、检查机具、人员资质、封闭管理；基础处理阶段：监督打磨、修补、清洁、含水率检测、组织隐蔽验收；环氧胶泥层施工：监督配制、涂布、排气、封闭、进度与质量；罩面层施工：监督配制、涂布、收光、封闭、检测；养护阶段：监督养护时间、设置警示标识；验收阶段：组织分项及总体验收，监督资料归档。十一、监理工作重点材料质量控制：证件齐全、抽样检测、配比准确；基层处理质量：打磨、修补、清洁、含水率达标；施工工艺控制：厚度、光泽、工序顺序、区域隔离；质量检测控制：厚度、平整度、附着力、硬度、耐化学性；施工进度控制：计划执行、资源调配、协调衔接；施工安全控制：安全防护、成品保护、环保合规。十二、监理工作方法旁站监理：关键工序全程监督，记录参数；巡视监理：每日巡查，发现问题及时整改；平行检验：复核施工单位检测结果；见证取样：送第三方检测关键材料与性能；监理指令：签发《监理通知单》《指令单》；监理报告：日志、周报、月报制度化。十三、监理组织与职责1. 总监理工程师职责全面主持监理工作；审批监理规划与细则；组织方案审查、隐蔽及分项验收；签署验收结论；协调重大问题。2. 专业监理工程师职责编制细则；审查施工方案；监督材料、基层、施工质量与进度；组织分项验收；编写监理日志与报告。3. 监理员职责日常巡查与记录；协助材料验收、基层检查、施工监督；协助验收工作。十四、监理工作记录监理日记：每日记录施工、环境、问题及处理；监理通知单：质量问题、安全隐患整改指令；隐蔽工程验收记录表：附照片与数据；分项工程验收记录表：附检测报告；单位工程验收记录表：四方签字确认；监理报告：周报、月报总结与建议。十五、监理工作注意事项材料进场：查包装、生产日期、储存条件；基层处理：确认强度、平整度、含水率达标后再施工；施工工艺：确认前道工序合格，严禁交叉污染；质量检测：由有资质机构按标准执行；施工进度：避开雨雪、低温天气，协调各专业；施工安全：落实防护、环保、劳保措施。十六、其他事宜其他未尽事宜均应遵循设计文件的规定，同时参照相关合同条款、技术文档及监理规划，并结合详细的监理实施细则、施工单位编制的施工组织设计、各类专项施工方案。此外，所有实施过程还需严格遵守国家最新发布的规范、标准图集，以及相应的行业标准与地方性特殊要求，确保项目实施的合规性、安全性和高质量。
旁站、巡视、平行检验！监理的日常工作！
一、旁站旁站是指监理人员在建筑工程施工阶段中，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。通过旁站，确保施工过程符合设计要求、技术标准和规范，有效控制工程质量。制定旁站监理方案 项目监理部在编制监理规划或监理实施细则时，应同步制定详细的旁站监理方案，明确旁站的范围、内容、程序、质量控制点、检查方法及旁站人员职责等。方案报审与交底 旁站监理方案应随同监理规划一并报送建设单位审批，并抄送施工单位，便于施工方提前准备，协调配合，确保旁站工作顺利开展。合理安排旁站工作 总监理工程师应根据施工进度计划和现场实际施工情况，及时安排具备相应资格的监理人员实施旁站作业，确保人员到位、责任到人。问题处理机制 在旁站过程中发现重大质量问题或安全隐患，总监理工程师应立即组织处理。必要时可召开专题会议、约谈施工单位负责人，或下达《工程暂停令》，并及时向建设单位报告。签字确认制度 对于需旁站的关键工序，凡旁站监理人员与施工单位质检人员未在《旁站监理记录表》上签字确认的，不得进入下一道工序施工。未实施旁站或无有效记录的，监理工程师不得在相关验收资料上签字。资料归档管理 每项旁站工作结束后，旁站人员须在24小时内整理完成《旁站监理记录》，连同影像资料、检测数据等一并归入监理档案，确保资料真实、完整、可追溯。旁站监理人员主要职责 （1）检查施工单位质检员到岗情况、特殊工种人员持证上岗情况，以及施工机械、材料准备是否满足施工要求； （2）全过程监督关键工序是否严格按照施工方案和工程建设强制性标准执行； （3）核查进场材料、构配件、设备及商品混凝土的质量证明文件，并可在现场监督施工单位取样检验，或委托第三方进行复检； （4）及时发现并处理施工中的质量问题，如实、准确填写旁站记录和监理日记，保存原始资料； （5）发现可能危及工程质量或安全的行为，应立即采取措施制止，并第一时间报告总监理工程师。旁站监理范围 （1）地基与基础工程：土方回填、灰土垫层、混凝土灌注桩浇筑、地下连续墙、土钉墙、后浇带、防水混凝土浇筑、卷材防水层细部构造处理、钢结构安装等； （2）主体结构工程：梁柱节点钢筋隐蔽过程、混凝土浇筑全过程； （3）隐蔽工程：所有隐蔽工程验收后的封闭作业全过程； （4）防水工程：屋面、地下室、厨房、卫生间等防水施工全过程； （5）装饰工程：石材干挂、玻璃幕墙安装等涉及结构安全的重要部位； （6）拆除与爆破工程：影响周边建筑及人员安全的作业全过程安全监督； （7）水暖与通风空调工程：系统试压、冲洗、调试全过程（包括阀门试压、安全阀定压、散热器单体试压、排水管道灌水试验、风管严密性检测等）； （8）电气工程：系统调试、绝缘电阻测试、接地电阻测试等关键检测环节； （9）材料见证取样：对涉及结构安全的材料进行取样、送检的全过程见证； （10）其他关键工序：依据工程特点在监理规划中确定的关键工序，或建设单位特别要求实施旁站的部位和工序。二、巡视巡视是监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的定期或不定期的监督检查活动，是监理工作的常态化、基础性手段，贯穿于整个施工过程。巡视频率与组织 监理人员应对施工现场每日至少进行一次巡视检查。总监理工程师应定期组织各专业监理工程师开展全面、系统的“拉网式”联合巡视，形成制度化、规范化管理。巡视主要内容 （1）是否按照设计图纸、施工规范和已批准的施工方案组织施工； （2）使用的原材料、构配件和设备是否具备合格证明，质量是否符合要求； （3）施工现场管理人员特别是质量检查人员是否在岗履职； （4）施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足工艺要求，特种作业人员是否持证上岗； （5）施工环境（如温度、湿度、天气、交叉作业等）是否对工程质量产生不利影响； （6）已施工部位是否存在质量缺陷、安全隐患或违规操作现象。巡视记录要求 所有巡视活动必须如实记录于《监理日记》中，内容应包括巡视时间、地点、部位、发现问题及处理意见。对较严重的质量问题或隐患，宜采用拍照、录像等方式留存证据。问题处置流程 对检查中发现的质量或安全问题，除做好记录外，应及时签发《监理工程师通知单》，要求施工单位限期整改，并跟踪复查。重要问题应同时抄报建设单位。闭环管理 对提出的问题必须建立台账，实行“发现问题—下发通知—整改回复—复查验证—闭合销项”的全过程跟踪管理，确保问题整改到位，记录完整备案。三、平行检验平行检验是指项目监理机构在施工单位自检合格的基础上，利用自身具备的检测手段，按照一定比例独立开展的检查或检测活动，是体现监理独立性和公正性的重要方式。材料与设备的复验 对进场的水泥、钢材、砂石、外加剂、防水材料、构配件等，依据相关规范规定的抽样方案和合同约定，独立进行抽样复检，形成检测报告并归档。检验批的平行检测 对各分项工程的检验批，监理应按专业验收规范的要求实施平行检测，重点检查混凝土强度、砂浆强度、钢筋保护层厚度、结构尺寸偏差等。抽检比例不得低于该分项工程检验批总数的20%。结构安全与使用功能检测 对涉及结构安全和使用功能的分部工程（如地基基础、主体结构、节能、消防等），监理应参与或独立组织必要的检测，如回弹法测混凝土强度、钻芯取样、外墙保温系统拉拔试验、管道压力试验等，检测结果应形成书面记录。隐蔽工程验收前的检查 在隐蔽工程覆盖前，监理除审查施工单位自检资料外，还应进行必要的现场测量、观察和检测，确认符合设计和规范要求后方可同意隐蔽。不合格项处理 在平行检验中发现工程质量不合格的，监理人员不得在施工单位的质量验收资料上签字确认，并应立即通知施工单位停止后续工序施工，责令返工或整改，直至复检合格。责任与记录 所有平行检验活动必须形成正式记录，包括检测时间、部位、方法、数据、结论及责任人签名。记录应真实、准确、可追溯，并作为工程验收和质量评定的重要依据。四、资料管理与归档分类归档 旁站记录、巡视记录、平行检验报告等资料应分类整理，按单位工程、分部工程、施工阶段顺序归档，确保系统清晰、便于查阅。保存期限 所有监理过程资料应至少保存至工程竣工验收后5年，涉及结构安全的重要资料应长期保存，符合国家档案管理规定。查阅与保密 内部查阅需经总监理工程师批准，外部单位查阅应履行审批手续。所有人员应爱护资料，严禁涂改、损毁或擅自外借。五、结语旁站、巡视、平行检验是工程监理三大核心工作方式，三者相辅相成，共同构建起全过程、全方位的质量控制体系。只有严格执行各项制度，落实岗位责任，强化过程管控，才能真正实现“事前预控、事中监督、事后可溯”的监理目标，为工程建设质量安全保驾护航。
{span class="decoration-red-500 underline decoration-wavy"}工程项目监理人员应认真履行职责，并按照填写说明及要求规范填写监理日志。{/span}{collapse title="一、填写说明" show="true"}（一）表头信息应当填写日期、天气情况、记录人签字等相关信息。（二）施工情况1.主要施工内容应当填写项目当日施工的单位工程和分部分项工程名称、主要施工内容及施工工艺方法等信息。2.施工进度应当填写当日施工的进度情况，包括已完成和计划完成的工程量。3.施工设备状况应当填写当日施工使用的机械设备情况，包括设备种类、数量及施工内容。4.施工人员状况及教育情况应当填写当日施工作业班组及施工人员人数并核实质量安全教育情况。（三）审查情况1.人员、单位资格审查应当填写总、分包单位及人员入场资格审查情况，包括单位资质、管理人员任命及执业资格、特种作业人员证件等情况。2.施工方案审查应当填写施工单位报审的专项施工方案审查情况。（四）现场巡视1.施工安全巡视检查情况（1）一般事故隐患应当填写当日巡视检查发现的一般事故隐患情况，逐项填写隐患情形、所处部位。（2）重大事故隐患应当填写当日巡视检查发现的重大事故隐患情况，逐项填写隐患情形、所处部位。2.施工质量巡视检查情况应当填写当日巡视检查发现的质量问题及问题部位。3.危大工程巡视检查情况根据实际情况，依据《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）规定，填写项目当日危大工程巡视检查情况。4.质量问题、安全隐患整改落实情况针对发现的质量问题及安全隐患，应当督促施工单位整改并填写整改落实情况，若隐患整改工作未完成的应注明；隐患整改工作未完成或存在重大事故隐患的应填写处置措施，包括下发监理通知单、工程暂停令及向建设单位和有关主管部门报告等。（五）旁站情况应当填写项目工程关键部位或关键工序施工质量、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程旁站监理实施情况，记录旁站部位以及旁站过程发现的问题及处理结果。（六）见证取样按照规定及监理合同约定，填写用于工程材料、构配件的见证取样情况。（七）验收情况对项目检验批、分项工程、子分部工程、分部工程质量及专项验收，危大工程（含超危大工程）验收，工程材料、构配件和设备进场验收等应当逐项填写验收情况，记录验收结果，若验收未合格，需填写原因。（八）其他有关事项应当记录监理例会及协调沟通情况、突发事件及处理情况、总承包单位及专业分包单位关键岗位人员在岗履职情况等其他事项。（九）签字栏信息监理日志应由项目总监理工程师当日签字确认。{/collapse}{collapse title="二、填写要求" show="true"}监理日志由项目监理人员每日填写。填写应当字迹清晰，不能随意涂改。监理日志应当记录关键要点，并描述清楚。隐患问题整改和应急处置填写应当做到内容完整，逻辑清晰，形成闭环。监理日志应当每日记录，不得后补。记录时间从项目开工之日起到竣工验收合格之日止，逐日记载、不得随意中断。施工中止的，应当加以说明，可在停工前最后一天或复工后第一天的日志中描述清楚。监理单位应以月度为周期自行打印并装订成册，及时归档。{/collapse}{collapse title="三、附表（闽DBJ∕T13-144）" show="true"}{/collapse}
1、土方工程 （1）检查内容：依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规范要求底标高，基底轮廓尺寸等情况；检查基底清理情况，基底标高，基底轮廓尺寸等情况； （2）填写要点：土方工程隐检记录中要注明施工图纸编号，地质勘测报告编号，将检查内容描述清楚。2、支护工程 （1）检查内容：依据施工图纸、有关施工验收规范要求和基坑支护方案、技术交底、检查锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度；检查地下连续墙成槽宽度、深度、倾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况； （2）填写要点：支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号，地质勘测报告编号，锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚。3、桩基工程 （1）检查内容：依据施工图纸、有关施工验收规范要求和桩基施工方案、技术交底，检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况； （2）填写要点：桩基工程隐检记录中要注明施工图纸编号，地质勘测报告编号，将检查的钢筋规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况描述清楚。4、地下防水工程 （1）检查内容：依据施工图纸、有关施工验收规范要求和防水施工方案、技术交底、检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的形式和构造等情况；检查防水层的基层处理，防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等情况； （2）填写要点：地下防水工程隐检记录中要注明施工图纸编号、刚性防水混凝土的强度等级、抗渗等级，柔性防水材料的编号、规格、防水材料的复试报告编号、施工铺设方法、搭接长度、宽度尺寸等情况，还应将阴阳角处理、附加层情况等描述清楚，必要时可附简图加以说明。5、结构钢筋绑扎 （1）检查内容：依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底、检查钢筋的品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度，钢筋及垫块绑扎和钢筋除锈等情况； （2）填写要点：钢筋工程隐检记录中要注明施工图纸编号，主要钢筋原材复试报告编号，钢筋竖向水平各自的型号、排距、保护层尺寸，箍筋的型号，间距尺寸，钢筋绑扎接头长度尺寸，垫块规格尺寸等，若钢筋规格与图纸不相符，还应将钢筋代用变更的洽商编号填写清楚，检查内容应尽量描述清楚。6、结构钢筋连接 （1）检查内容：依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底，检查连接形式、连接种类、接头位置、数量和连接质量，若是焊接，还要检查焊条、焊剂的产品质量，检查焊口形式、焊缝长度、厚度、表面清渣等情况； （2）填写要点：钢筋连接隐检记录中要注明施工图纸编号，钢筋连接试验报告编号，钢筋连接的种类（焊接、机械连接），连接形式（锥螺纹连接、滚压直螺纹连接、钢套筒连接、剥肋直螺纹连接、电渣压力焊、闪光对焊等），焊（连）接的具体规格尺寸、数量、接头位置应描述清楚，对不同连接形式分别填写隐检记录。7、预应力工程 （1）检查内容：依据施工图纸、有关施工验收规范要求和预应力施工方案、技术交底，检查预应力筋的品种、规格、数量、位置，预留孔道的规格、数量、位置、形状及灌浆孔、排气兼泌水管的情况等，预应力筋的下料长度、切断方法、竖向位置偏差、固定、护套的完整性，锚具、夹具和连接器的组装等情况，锚固区中加强构造情况。 （2）填写要点：预应力工程隐检记录中要注明施工图纸编号，预应力的种类（有粘结或无粘接），预应力的方法（先张法、后张法），锚具的规格型号，预应力筋的长度尺寸，预埋垫板的尺寸等，将检查内容描述清楚。8、钢结构（网架）工程 （1）检查内容：依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底，检查地脚螺栓规格、位置、埋设方法、紧固情况等；防火涂料涂装基层的涂料遍数及涂层厚度；网架焊接球节点的连接方式、质量情况；网架支座锚栓的位置、支撑垫块的种类及锚栓的紧固情况等； （2）填写要点：钢结构（网架）工程隐检记录中要注明施工图纸编号，主要材料的型号规格，主要原材料的复试报告编号，将检查内容描述楚。9、外墙内（外）保温构造节点做法 （1）检查内容：依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底，检查构造节点的连接方法等情况； （2）填写要点：隐检记录中要注明施工图纸编号、保温材料的种类规格、厚度，可附与外墙板连接的节点简图等。将检查内容描述清楚。建筑装饰装修工程1、地面工程 （1）检查内容：依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底，检查各基层（垫层、找平层、隔离层、填充层）的材料品种、规格、铺设厚度、铺设方式、坡度、标高、表面情况、节点密封处理等情况； （2）填写要点：地面工程隐检记录中要注明施工图纸编号，地面铺设的类型（石材地面、木材地面、水泥地面、板材地面），材料的品种规格等，将检查内容描述清楚。2、厕浴防水 （1）检查内容：依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底，检查基层表面含水率、地漏、套管、卫生器具根部、阴阳角等部位的处理情况，防水层墙面的涂刷情况。 （2）填写要点：厕浴防水隐检记录中要注明施工图纸编号，防水材料的复试报告编号，防水材料的品种、涂刷厚度，玻钎布的搭接宽度，地漏、套管、卫生器具根部附加层的情况，防水层从地面延伸到墙面的高度尺寸等，将检查内容描述清楚。3、抹灰工程 （1）检查内容：依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底，检查具有加强措施的材料规格、固定方法、搭接情况等； （2）填写要点：抹灰工程隐检记录中要注明施工图纸编号，水泥复试报告编号，应将不同材料交接处表面的抹灰采取防止开裂的加强措施描述清楚。4、门窗工程 （1）检查内容：依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底，检查预埋件和锚固件、螺栓等数量、位置、间距、埋设方式，与框的连接方式、防腐处理、缝隙的嵌填、密封材料的粘结等情况； （2）填写要点：门窗工程隐检记录中要注明施工图纸编号，门窗的类型（木门窗、铝合金门窗、塑料门窗、玻璃门、金属门、防火门），预埋件和锚固件的位置，木门窗预埋木砖的防腐处理、与墙体间缝隙的填嵌材料、保温材料等；金属门窗的预埋件位置、埋设方式、密封处理等情况；塑料门窗内衬型钢的壁厚尺寸，门窗框、副框和扇和安装固定片活膨胀螺栓的数量等情况要描述清楚；特种门窗的防火防腐处理，与框的连接方式等。5、吊顶工程 （1）检查内容：依据二次设计施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底，检查吊顶龙骨材质、规格、间距、连接固定方式、表面防火防腐处理、吊顶材料外观质量情况、接缝和角缝情况等； （2）填写要点：吊顶工程隐检记录中要注明施工图纸编号，洽商记录编号，吊顶类型（明龙骨吊顶、暗龙骨吊顶），采用骨架类型（轻钢龙骨、铝合金龙骨、木龙骨等），吊顶材料的种类（石膏板、金属板、矿棉板、塑料板、玻璃板），材料的规格，吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式，金属吊杆、龙骨表面的防腐处理，木龙骨的防腐、防火处理等情况描述清楚，吊顶内的各种管道设备的检查及水管试压等情况也应描述清楚。6、轻质隔墙工程 （1）检查内容：依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底，检查预埋件、连接件、拉结筋的位置、数量、连接方法、与周边墙体及顶棚的连接、龙骨连接、间距、防火防腐处理，填充材料设置等情况； （2）填写要点：轻质隔墙工程隐检记录中要注明施工图纸编号，轻质隔墙的类型（板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙、玻璃隔墙），板材种类（复合轻质隔墙板、石膏空心板、预制或现制钢丝网水泥板等），规格型号，预埋件、连接件的位置及连接方法应描述清楚。7、饰面板（砖）工程 （1）检查内容：依据二次设计施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底，检查预埋件（后置埋件）、连接件规格、数量、位置、连接方法、防腐处理、防火处理等情况，有防水构造要求的应检查防水层、找平层的构造做法； （2）填写要点：饰面板（砖）工程隐检记录中要注明施工图纸编号，饰面工程材料的种类（石材、木装饰墙、软包墙、金属板墙），板材的规格、龙骨间距等，将检查内容描述清楚。8、细部工程 （1）检查内容：依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底，检查预埋件或后置埋件的数量、规格、位置等情况；用方木制成的搁栅骨架和防腐处理，螺钉防锈处理等情况； （2）填写要点：细部工程隐检记录中要注明施工图纸编号，材料的种类，有无特殊要求；护栏扶手、橱柜、窗帘盒、窗台板等安装的预埋件的数量、规格、位置及连接方法，将检查内容描述清楚。9、幕墙工程 （1）检查内容：依据二次设计施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底，检查构件与主体结构的连接节点的安装；幕墙四周、幕墙表面与主体结构之间间隙节点的安装；幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装；幕墙防雷接地节点的安装等情况； （2）填写要点：幕墙工程隐检记录中要注明施工图纸编号，幕墙类型（玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙），主要材料的规格型号，预埋件具体位置，主体结构与立柱、立柱与横梁连接节点安装及防腐处理；防雷节点的位置，防火、防水、保温情况等，将检查内容描述清楚。建筑屋面工程1、屋面细部 （1）检查内容：依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底，检查屋面基层、找平层、保温层的情况，材料的品种、规格、厚度、铺贴方式、附加层、天沟、泛水和变形缝处细部做法、密封部位的处理等情况； （2）填写要点：屋面细部隐检记录中要注明施工图纸编号，屋面基层情况，找平层坡度，保温材料的厚度、规格尺寸，将检查内容描述清楚。2、屋面防水 （1）检查内容：依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底，检查基层含水率、防水层的材料品种、规格、厚度、铺贴方式等情况； （2）填写要点：屋面防水隐检记录中要注明施工图纸编号，防水材料复试编号，防水材料的品种、规格型号，防水卷材搭接长度、上下层错开搭接尺寸等，附加层、细部及密封部位处理等描述清楚。建筑给水、排水及采暖工程1、隐蔽工程检查项目的划分隐蔽工程检查项目的划分一般按系统、安装部位和时间、工序进行。 （1）检查的项目按系统分为子分部和分项工程，详细划分情况可参 考 《 建 筑 给 水 排 水 及 采 暖 工 程 施 工 质 量 验 收 规 范 》（GB50242-2002）中附录 A的要求； （2）每个子分部、分项工程检查、记录应按施工部位（分区、层、段或干、支管）和安装时间、工序的先后顺序进行； （3）一般情况下，不同类型建筑的施工检查项目可按以下情况进行划分：①各子分部工程的系统干管应作为一个项目检查一次；②多层民用住宅工程可按不同的子分部工程，每一单元的立、支管安装作为一个项目检查一次；③高层民用住宅工程可按不同的子分部工程、分系统进行检查，每个系统可将6-7个层的立、支管安装作为一个项目检查一次；④多层公用建筑工程可按不同的子分部工程，每个系统的管道安装作为一个项目检查一次；⑤高层公用建筑工程可按不同的子分部工程，分系统进行检查，每个系统可将10-12个层的立、支管安装作为一个项目检查一次。2、主要隐检项目及内容 （1）直埋于地下或结构中，暗敷设于沟槽、管井、不进人吊顶内的给水、排水、雨水、采暖、消防管道和相关设备，以及有关防水要求的套管：检查管材、管件、阀门、设备的材质与型号、安装位置、标高、坡度；防水套管的定位及尺寸；管道连接做法及质量；附件使用，支架固定，以及是否已按照设计要求及施工规范规定完成强度严密性、冲洗等试验； （2）有绝热、防腐要求的给水、排水、采暖、消防、喷淋管道和相关设备：检查绝热方式、绝热材料的材质与规格、绝热管道与支吊顶之间的防结露措施、防腐处理材料及做法等； （3）埋地的采暖、热水管道，在保温层、保护层完成后，所在部位进行回填之前，应进行隐检：检查安装位置、标高、坡度；支架做法；保温层、保护层设置等。建筑电气工程1、主要隐检项目及内容 （1）埋于结构内的各种电线导管：检查导管的品种、规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接、跨接地线、防腐、管盒固定、管口处理、敷设情况、保护层、需焊接部位的焊接质量等； （2）利用结构钢筋做的避雷引下线：检查轴线位置、钢筋数量、规格、搭接长度、焊接质量、与接地极、避雷网、均压环等连接点的焊接情况等； （3）等电位及均压环暗埋：检查使用材料的品种、规格、安装位置、连接方法、连接质量、保护层厚度等； （4）接地极装置埋设：检查接地极的位置、间距、数量、材质、埋深、接地极的连接方法、连接质量、防腐情况等； （5）金属门窗、幕墙与避雷引下线的连接：检查连接材料的品种、规格、连接位置和数量、连接方法和质量等； （6）不进人吊顶内的电线导管：检查导管的品种、规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接、跨接地线、防腐、需焊接部位的焊接质量、管盒固定、管口处理、固定方法、固定间距等； （7）不进人吊顶内的线槽：检查材料品种、规格、位置、连接、接地、防腐、固定方法、固定间距及与其他管线的位置关系等； （8）直埋电缆：检查电缆的品种、规格、埋设方法、埋深、弯曲半径、标桩埋设情况等； （9）不进人和电缆沟敷设电缆：检查电缆的品种、规格、弯曲半径、固定方法、固定间距、标识情况等。2、隐蔽工程检查方法 （1）敷设在素土内的线管和电缆应分块、分区检查； （2）敷设在混凝土内的线管应随土建进度分墙体、顶板检查； （3）敷设在混凝土内的防雷接地、引线及均压环应分层或分区随土建进度检查； （4）二次设备接地、防静电、等电位、地槽、门窗接地应分层或分区检查； （5）吊顶内的配管、线槽、桥架、母线安装应分层或分区检查； （6）封闭竖井内的配管、线槽、桥架、母线安装应按井号或电气回路检查。通风与空调工程 1、敷设于竖井内、不进人吊顶内的风道（包括各类附件、部件、设备等）：检查风道的标高、材质、接头、接口严密性，附件、部件安装位置，支、吊、托架安装、固定，活动部位是否灵活可靠、方向是否正确，风道分支、变径处理是否合理，是否符合要求，是否已按照设计要求及施工规范规定完成风管的漏光、漏风检测，空调水管道的强度严密性、冲洗等试验。 2、有绝热、防腐要求的风管、空调水管及设备：检查绝热形式与做法、绝热材料的材质和规格、防腐处理材料及做法。绝热管道与支吊架之间应垫绝热衬垫或经防腐处理的木衬垫，其厚度应与绝热层厚度相同，表面平整，衬垫接合面的空隙应填实。电梯工程 检查电梯承重梁、起重吊环埋设；电梯钢丝绳头灌注；电梯井道内导轨、层门的支架、螺栓埋设等。智能建筑工程 1、埋在结构内的各种电线导管：检查导管的品种、规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接、跨接地线、防腐、需焊接部位的焊接质量、管盒固定、管口处理、敷设情况、保护层等。 2、不能进人吊顶内的电线导管：检查导管的品种、规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接、跨接地线、防腐、需焊接部位的焊接质量、管盒固定、管口处理、固定方法、固定间距等。 3、不能进人吊顶内的线槽：检查其品种、规格、位置、连接、接地、防腐、固定方法、固定间距等。 4、直埋电缆：检查电缆的品种、规格、埋设方法、埋深、弯曲半径、标桩埋设情况等。 5、不进人的电缆沟敷设电缆：检查电缆的品种、规格、弯曲半径、固定方法、固定间距、标识情况等。说明：由于隐蔽工程涉及到建设工程的各个专业，须进行隐检的项目也非常多，对未做规定的隐检项目，仍应按照相应规范规定进行隐蔽工程的检查、验收。